افزایش برداشت نفت با راه‌اندازی چاه‌های تازه در میدان منصوری

اسفندیار پور گفت: در طرح توسعه میدان منصوری، با عملیاتی شدن چاه‌های ۱۲۳،۱۲۲ و ۱۲۴ تولید در این میدان به ۴ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.

کد خبر: ۶۷۳۱۹۶

۱۸ مهر ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، به نقل از شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز و طرح توسعه میدان‌های نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب، عبدالمجید اسفندیارپور با تشریح اقدام‌های انجام‌شده در طرح‌های افزایش تولید در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ در مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: در طرح نگهداشت و افزایش تولید بسته اهواز ۱۴، در مجموع ۴ هزار و ۶ متر حفاری در چاه‌های ۵۲۶ و ۵۲۸، واردات بخشی از تجهیزات بسته CCT، ساخت تابلوهای برق چند راهه، ورود محموله‌های پلی‌اتیلن خط آب‌رسانی و لوله‌های تزریق پساب انجام شد.

وی افزود: امضای قراردادهای تلمبه TSP، ساخت باتری و باتری شارژر کلیدخانه‌ها، ادامه عملیات اجرایی با احداث ۵ کیلومتر خط لوله آب‌رسانی، ساخت چند راهه‌، ساخت ساختمان‌های CCTV، ساخت کلیدخانه‌ها و اتاق باتری از دیگر اقدام‌های انجام‌شده در طرح نگهداشت و افزایش تولید بسته اهواز ۱۴ است.

مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز و طرح توسعه میدان‌های نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: در طرح نگهداشت و افزایش تولید بسته اهواز ۲، ۳ و ۵ اهم فعالیت‌های انجام‌شده در ۶ ماه گذشته شامل ۳۱۲۸ متر حفاری در چاه‌های ۵۲۵ و ۵۲۷، تحویل ۲ هزار و ۳۰۰ متر لوله ۶ اینچ جریانی به سایت، امضای قرارداد واشرهای صنعتی و فلنج‌ها و بخش عمده ولوها برای کل پروژه، اتمام احداث موقعیت چاه‌های ۴۱۳، ۳۴۱/۱، ۲۴۸/۱، ۲۴۸/۲، ۳۹۷، ۳۹۴/۱ و ۴۱۶ و اتمام عملیات خاکی چندراهه‌های اهواز ۲ و اهواز ۳ است.

اسفندیارپور اظهار کرد: در پروژه احداث واحد نمک‌زدایی و شیرین‌سازی قلعه‌نار نیز اهم فعالیت‌های انجام‌شده در ۶ ماه گذشته شامل عملیات نصب تجهیزات ابزار دقیق، تیوب بندل‌ها، پمپ‌های ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۴، ۱۶۰۹، ۱۶۰۵، ۳۷۰۱ و ۳۸۰۱، تحویل شیرهای کنترل به سایت و ادامه انجام عملیات اجرایی فیت‌آپ و جوشکاری خطوط لوله، ساخت منهول‌ها، فنداسیون پمپ‌های تزریق، لوله‌کشی پمپ‌ها و تسطیح و خاکبرداری محوطه مشعل است.