زمان بهره برداری از پارکینگ طبقاتی نیایش مشخص شد

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از بهره برداری پارکینگ ۹طبقه‌ نیایش تا پایان سال خبر داد.

کد خبر: ۴۳۷۶۴۶

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، علی پیوسته مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، درباره روند ساخت پارکینگ نیایش گفت: این پروژه از سال ۹۳ شروع شده است که به علت یک سری معارض تملکی و تاسیساتی و همچنین بحث نقدینگی در مقاطعی متوقف شد، اما دوباره سال گذشته روند ساخت آن از سر گرفته شد که امیدواریم تا پایان امسال ۹ طبقه پارکینگ این مجموعه به بهره برداری برسد.
وی افزود: پارکینگ‌ها از طبقه منفی یک آغاز و در منفی ۹ تمام می‌شود. ارتباط آن در طبقه منفی یک با بزرگراه نیایش است و در قسمت منفی ۹ به تونل وصل می‌شود.
پیوسته گفت: حدود ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم و در بخش ستون‌های اصلی که میانه پروژه است طرح کامل شده و کارهای ستون‌های پیرامونی آن هم به پایان رسیده است. هم اکنون در طبقه منفی ۵ هستیم که کارهای آن در حدود ۳۰ درصد انجام شده، طبقه منفی ۴ هم تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
وی افزود: ساخت هر طبقه از این پارکینگ حدود ۴۵ روز طول می‌کشد و برای ساخت هر دو طبقه ۳ ماه زمان نیاز داریم. کارهای اصلی آن انجام شده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال هر ۹ طبقه پارکینگ به بهره برداری برسد. در صورتیکه نقدینگی پروژه تأمین شود می‌توانیم ۲ طبقه تجاری این سازه را هم به اتمام برسانیم. برآورد هزینه این پروژه ۱۰۵ میلیارد است که در حال حاضر در حدود ۴۵ میلیارد هزینه شده است که یک سری مطالبات پیمانکار دارد که بزودی تأمین خواهد شد.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در کارگاه‌های عمرانی گفت: شیوه نامه معاونت شهرسازی معماری شهرداری تهران به همه پروژه‌های عمرانی شهر ابلاغ شده است که در همه پروژه‌ها این شیوه نامه در بحث بهداشتی و کنترل‌های لازم اجرا می‌شود. در هر پروژه دستگاه‌های نظارتی و واحدهای بهداشت محیط حضور دارند و بر موارد تاکید شده نظارت دارند.

پارکینگ طبقاتی نیایش در مساحت ۵۶۰۰ متر مربع با ظرفیت ۱۲۷۸ خودرو امکان استفاده شهروندانی که قصد مراجعه به پردیس سینمایی ملت، بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجایی را دارند فراهم می‌کند.